Lê Gia Home - Bất động sản Nha Trang

https://022.kieugia.me

UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý đề xuất thực hiện thủ tục đầu tư dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh

Ngày 15-8, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đồng ý nội dung báo cáo và đề xuất của Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) về việc thực hiện các thủ tục đầu tư dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (TP. Cam Ranh). UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án này; báo cáo UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm cơ sở trình Bộ KH-ĐT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng các quy định.
UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý đề xuất thực hiện thủ tục đầu tư dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh

Theo báo cáo của Sở KH-ĐT, hồ sơ đề xuất dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được lập trên cơ sở các đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (khu 1, khu 2, khu 3) đã được UBND TP. Cam Ranh phê duyệt theo các quyết định ngày 1-8. Dự án rộng khoảng 1.250ha, được định hướng là khu đô thị và khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển ven vịnh Cam Ranh, có tổng vốn đầu tư hơn 26.680 tỷ đồng.


Về tiến độ dự án, trong quý III/2022 sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý về chủ trương đầu tư; quý IV/2022, thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào quý I/2023. Giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thành công tác đền bù giải tỏa từ quý I/2023 đến quý II/2024. Giai đoạn hoàn thành thủ tục thiết kế, cấp giấy phép xây dựng, hoàn thành hồ sơ để được cấp phép xây dựng công trình từ quý III/2023 đến quý III/2024. Giai đoạn thực hiện đầu tư, hoàn thành việc san lấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật từ quý IV/2023 đến quý IV/2025...

Tác giả: Admin, VĂN KỲ

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
0971.677.889